«نبض بازار‌» گزارش می‌دهد:

بازگشت «فولاد شرق خراسان» به مدار توسعه؛ واکاوی جهش ۱۳ برابری پیشرفت در سنگان+اینفوگرافیک

کد خبر: ۲۳۰۴۱۱

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۵

پروژه کنسانتره‌سازی سنگان، به عنوان یکی از حلقه‌های استراتژیک زنجیره ارزش فولاد در شرق کشور، پس از یک دهه وقفه و حرکت با سرعت حداقلی، اکنون به نمادی از تحول مدیریتی و عملیاتی تبدیل شده است.

به گزارش نبض بازار- این پروژه که زیرساختی حیاتی برای تأمین خوراک صنایع بالادستی محسوب می‌شود، در سال ۱۴۰۴ وارد فاز «شتاب‌گیری غیرخطی» شده و اعدادی را به ثبت رسانده که در تاریخ پروژه‌های صنعتی منطقه کم‌نظیر است.

شکست سد زمانی ۱۰ ساله؛ از رکود تا جهش

پروژه کنسانتره‌سازی سنگان از سال ۱۳۹۴ با مشارکت کنسرسیوم «ایریتک-کیسون» آغاز شد، اما بررسی کارنامه عملکرد آن تا انتهای سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده یک ایستایی نگران‌کننده بود. در طول حدود ۹ سال، این پروژه تنها ۱۷ درصد پیشرفت واقعی داشت؛ رقمی که به معنای میانگین رشد سالانه تنها ۱.۸ درصد است. این سرعت لاک‌پشتی عملاً بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی منطقه را به افقی دوردست و مبهم بدل کرده بود.
با این حال، تحلیل داده‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سد زمانی ۱۰ ساله شکسته شده است. در یک بازه زمانی کوتاه حدوداً ۶ ماهه، پیشرفت فیزیکی پروژه از ۱۷ درصد به ۴۱ درصد جهش یافته است. این تحقق ۲۴ درصدی پیشرفت در مدت‌زمانی چنین کوتاه، به معنای جهشی ۱۳ برابری در سرعت اجرای عملیات نسبت به میانگین یک دهه گذشته است. این تغییر نرخ رشد از «خطی و فرسایشی» به «غیرخطی و شتابان»، بیانگر تغییر پارادایم در مدیریت منابع و زنجیره تأمین است.

لجستیک استراتژیک؛ عبور از بحران تجهیزات

یکی از اصلی‌ترین موانع پروژه‌های بزرگ صنعتی در ایران، تأمین تجهیزات حساس خارجی و مدیریت لجستیک است. در پروژه فولاد شرق خراسان، بخش بزرگی از جهش اخیر مدیون نهایی‌سازی سفارش‌گذاری‌ها و ترخیص اقلام کلیدی است. طبق گزارش‌های فنی، اکنون ۹۰ درصد تجهیزات اصلی پروژه در بخش‌های حساس خردایش و تغلیظ خریداری شده و در مراحل ساخت یا ارسال به سایت قرار دارند.
ورود ۴۰ کانتینر از تجهیزات خارجی استراتژیک، نقطه عطفی در کاهش ریسک عملیاتی پروژه محسوب می‌شود. ترخیص و ورود شِل‌های آسیای کارخانه (شامل یک دستگاه آسیای نیمه‌خودشکن و دو دستگاه آسیای گلوله‌ای) ساخت شرکت معتبر NCP، عملاً مسیر را برای آغاز عملیات نصب سنگین هموار کرده است. این تجهیزات که قلب تپنده خط تولید کنسانتره هستند، تضمین‌کننده پایداری عملیاتی در فاز بهره‌برداری خواهند بود.

چشم‌انداز ۱۴۰۵؛ تحقق یک فرضیه محقق‌شدنی

تحقق ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی در بازه زمانی کوتاه، تنها یک عدد در ترازنامه نیست؛ بلکه تغییردهنده نقشه راه آینده پروژه است. با تداوم این نرخ رشد، هدف‌گذاری برای عبور از مرز ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۴ کاملاً در دسترس است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های بازنگری شده، فرضیه بهره‌برداری اولیه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، از یک آرزو به یک برنامه عملیاتی و «محقق‌شدنی» تبدیل شده است. تکمیل این پروژه نه تنها باعث ایجاد اشتغال پایدار در منطقه سنگان می‌شود، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش، از خام‌فروشی جلوگیری کرده و ارزش افزوده بالایی را نصیب سهامداران و اقتصاد ملی خواهد کرد.