پایان موفق تعمیرات اساسی و آغاز فرایند تولید در پتروشیمی پارس

کد خبر: ۲۲۵۶۳۰

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۲

با تلاش و همکاری شبانه روزی واحدهای مختلف، عملیات تعمیرات اساسی در پتروشیمی پارس پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پارس؛ برنامه‌ریزی اولیه برای آغاز تعمیرات اساسی پتروشیمی پارس در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ انجام شده بود، اما به‌دلیل برخی شرایط پیش‌بینی‌نشده، این عملیات از ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شد.

علی رغم این تعجیل ناخواسته، با برنامه‌ریزی دقیق و تامین سریع امکانات فنی، تعمیرات اساسی واحدهای استحصال اتان، استایرن مونومر، اتیل بنزن ، با آمادگی و هماهنگی کامل همه بخش‌ها، اجرایی شد.

از نکات قابل توجه در تعمیرات اساسی ۱۴۰۴ پتروشیمی پارس، کاهش چشمگیر زمان تعمیرات اساسی در واحد اتان بود که از ۲۶ روز در سال های گذشته به ۱۴ روز کاهش یافت که نشان از مدیریت زمان و بهره وری حداکثری در اجرای تعمیرات اساسی دارد.

عملیات تخلیه خط اسکله صادراتی بوتان و پروپان نیز با به‌کارگیری روش‌های اصلاحی در مدت ۱۲ روز تکمیل شد، این در حالی است که زمان معمول این عملیات ۲۰ روز بوده است و به همین دلیل، در طول تعمیرات، هیچ خللی در روند صادرات مجتمع‌های پارس، پارسیان سپهر و بوشهر ایجاد نشد.

شایان ذکر است در طول مدت تعمیرات اساسی پتروشیمی پارس و با تدابیر در پیش گرفته شده تامین استایرن مونومر صنایع پایین دستی کشور به خوبی تامین گردید.