پیشروی عملیات اورهال فراتر از برنامه‌ی زمان‌بندی در واحد پلی‌اتیلن پتروشیمی تبریز

کد خبر: ۲۱۸۱۷۴

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۰

فروغی، رئیس واحد پلی‌اتیلن، با اشاره به روند عملیات اورهال این واحد، از پیشرفت رضایت‌بخش اقدامات فنی و تخصصی مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده خبر داد. وی اظهار داشت: «در پایان روز نهم اورهال، پیشرفت واقعی عملیات به ۸۰٫۲۵ درصد رسیده است که نسبت به برنامه پیش‌بینی‌شده، ۱۶٫۵ درصد جلوتر هستیم. امیدواریم با استمرار تلاش گروه‌های مختلف، بتوانیم پیش از موعد مقرر پایان عملیات را اعلام کنیم.»

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی تبریز، در جریان این عملیات، فعالیت‌های مهمی در بخش‌های کلیدی واحد پلی‌اتیلن اجرا شده است. از جمله اقدامات انجام‌شده می‌توان به تمیزکاری کامل لوپ R-400، تمیزکاری و بازرسی مبدل‌های E-400 و E-401، انجام تعمیرات اساسی روی اکسترودر اصلی، کمپرسور C-400 و عملیات تیوب‌کشی در مبدل‌های اصلی اشاره کرد. این فعالیت‌ها با همکاری نزدیک تیم‌های نت مکانیک و ماشینری، مهندسی فرایند، بازرسی فنی و بهره‌برداری انجام شده و در موارد متعدد، آزمایش‌ها و بررسی‌های فنی برای ارزیابی وضعیت تجهیز نیز به‌طور دقیق انجام گرفته است.

همزمان با این اقدامات، دو پروژه مهم و زیرساختی در حوزه سیستم‌های کنترلی نیز در حال اجراست. به‌روزرسانی سیستم ESD و تعویض Barrierهای سیستم DCS از جمله برنامه‌های مهم جاری هستند که با مشارکت تیم‌های ابزار دقیق و بهره‌برداری در حال پیشرفت می‌باشند و نقش بسزایی در ارتقای ایمنی و قابلیت اطمینان واحد در دوران پس از اورهال خواهند داشت.