معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی پتروشیمی پترو فرهنگ در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

پروژه پتروشیمی کیان طی ۷ سال گذشته فقط ۱۶ درصد پیشرفت داشته است

کد خبر: ۱۶۹۲۲۰

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۴

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی پتروشیمی پترو فرهنگ وعضو هیئت مدیره پتروشیمی کیان آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی کیان را تشریح کرد و گفت: این پروژه متوقف نشده است اما روند پیشرفتش بسیار کند شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی پتروشیمی پترو فرهنگ در گفتگو با نبض بازار در خصوص آخرین وضعیت طرح پتروشیمی کیان که از آن به عنوان بزرگ‌ترین طرح منطقه عسلویه  یاد می شود، گفت: این پروژه از سال ۹۵ تعریف شده است همان موقعی که هنوز برجام کامل نابود نشده بود و امکانات فایناسی وجود داشت، مسئولان این پروژه آن زمان تصمیم می گیرند از فایناسی اروپایی پروژه استفاده کنند. نمی شود کسی را مقصر دانست اما اگر همان موقع روی فایناس چین حساب باز می کردیم شاید شرایط بهتر بود اما این پروژه نتوانست و شرایط برجام هم خراب شد و یک قرارداد روی دستش ماند.

تکلیف مهندسی مالی پروژه پتروشیمی کیان روشن نشده است

معاضدی افزود:پتروشیمی پترو فرهنگ سهام دار ۴۰درصدی پروژه است و مجموعه نفت و گاز پارسیان هم سهامدار۶۰درصدی دارد و طبیعا مدیریت شرکت با مجموعه پارسیان است و ما به عنوان هیئت مدیره کنترلی بر شرکت نداریم. انتظار می رفت مجموعه پارسیان به عنوان سهامداری که کنترل بیشتری داشت برای مهندسی مالی پروژه یک فکری بکند. در حال حاضر که در انتهای سال ۱۴۰۲هستیم هنوز  تکلیف مهندسی مالی پروژه پتروشیمی کیان روشن نشده است و البته مذاکراتی داریم  و بحث هایی را در مورد فایناس چین شروع کردیم اما هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای پروژه پتروشیمی کیان ۲۷۰میلیون یورو هزینه شده است و در یک شرایطی است که جلو رفتن پروژه مستلزم این است که بتوانیم مشخص کنیم فاینانس پروژه  از کجا تامین شود.اختلاف نظری وجود دارد که تا کجای پروژه بدون فاینانس می توان جلو رفت، این جور پروژه ها بدون تامین مالی به ثمر نمی رسند.

پروژه بزرگی مثل پتروشیمی کیان  تامین مالی آن  فقط از طریق فاینانس خارجی امکانپذیر است

معاضدی یکی از مشکلات پیش روی پروژه پتروشیمی کیان را فرایند طولانی مدت انتخاب فاینانسور (سرمایه‌گذار) عنوان کرد و گفت:پروژه بزرگی مثل پتروشیمی کیان  تامین مالی آن فقط از طریق فاینانس خارجی امکانپذیر است و بانک های داخلی توان تامین مالی این پروژه ها را ندارند. از چند مسیر برای تامین مالی در حال مذاکره هستیم و از جمله فاینانس چین چون پروژه کیان در اولویت سرمایه‌گذاری کشور قرار دارد و یکی از امیدواری های پروژه انتخاب فایناس خارجی است .

عضو هیئت مدیره پتروشیمی کیان در پاسخ به این سئوال که در این سالها پروژه پتروشیمی کیان چقدر پیشرفت داشته است گفت: در حال حاضر۱۶ درصد در فاز اول پروژه پیشرفت داشتیم و در واقع بخش های مهندسی پروژه انجام شده است.پروژه پتروشیمی کیان متوقف نشده است اما پیشرفتش کند شده است.متاسفانه دوستان شرکت پارسیان و شرکتهای بالا دستی فرافکنی می کنند که پتروفرهنگ پول به پروژه نمی‌آورند و پروژه متوقف شده که خیلی حرف درستی نیست ما از این ۲۷۰ میلیاردی که در پروژه هزینه شده ۶ تا ۸ میلیون دلار از مجموعه پارسیان عقب هستیم.

التماس دعا از نهادهای دولتی برای تسهیل در روند فایناس خارجی

وی با بیان اینکه از نهاد های دولتی انتظار داریم در برخی از قوانینی که موجب طولانی شدن روند کارها شده تجدید نظر کنند، تصریح کرد:پروژه ای در این ابعاد بدون تسهیلات بخش دولتی و فاینانس به جایی نمی رسد همین خط اعتباری ایران و چین که برقرار شود ،هم به سهامداران پروژه که بخشی از آن بازنشستگان نیروهای مسلح در پارسیان و بخشی هم فرهنگیان سود خواهد رسید و هم اینکه در زنجیره صنعت پتروشیمی، موادی تولید خواهد شد که نقش استراتژیک داشته است و به رشد اقتصادی در کشور کمک می کند. تولید محصولات پروژه پتروشیمی کیان به نوعی به صنایع پایین دست کمک خواهد کرد و موجب ورود ارز به  کشور خواهد شد.درست است این پروژه مربوط به بخش خصوصی است اما  از آنجایی که شعار دولت حمایت از بخش خصوصی است انتظار ما از دولت این است که با مرتفع نمودن پیچیدگی‌های اخذ مجوز، روند جذب سرمایه‌گذار را تسهیل نمایند.