پایان موفقیت‌آمیز و بدون حادثه بزرگ‌ترین اورهال پتروشیمی جم

کد خبر: ۱۶۵۵۱۶

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۶

مدیر نگهداری و تعمیرات پتروشیمی جم از پایان موفقیت‌آمیز عملیات اورهال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: «کارکنان و متخصصان شرکت پتروشیمی جم بار دیگر با پایمردی، صلابت و تلاش‌های شبانه‌روزی، گام بلندی در راستای افتخارآفرینی برای این مرز و بوم برداشتند.»

به گزارش نبض بازار به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم؛ محمد مهدی قیامی در خصوص اورهال سال ۱۴۰۲ این مجتمع عنوان کرد: «عملیات اورهال هر ۵ سال یک‌بار برای شناسایی نقاط مانع افزایش تولید اجرا می‌شود، در این راستا از ۲ سال پیش برنامه‌ریزی‌های لازم برای اورهال مجتمع با هدف شناسایی موانع در جهت رشد تولید در موعد مقرر صورت گرفت.»

وی تاکید کرد: «پتروشیمی جم بزرگ‌ترین اورهال خود را در طی ۱۷ سال گذشته پس از برگزاری بالغ بر ۲۳۰ جلسه‌ی هماهنگی برای مدت ۴۰ روز برنامه ریزی کرد.»

مدیر نگهداری و تعمیرات پتروشیمی جم توضیح داد: «بیشترین مشکل ما نشتی کلدباکس به علت عدم کارائی بود که ضمن ایجاد مانع برای رشد تولید و تبعات محیط زیستی، هدررفت محصول داشتیم. پس از بررسی‌ها، با انتخاب یک شرکت توانمند ایرانی، ریسک کار پذیرفته و خوشبختانه برای اولین بار در کشور ساخت کلدباکس با این وسعت توسط یک شرکت داخلی با موفقیت انجام شد. با نصب دستگاه جدید ضمن جلوگیری از هدررفت محصولات، توانستیم افزایش سود داشته باشیم، همچنین رفع مشکل خطوط آب دریا با ایجاد خطوط بای‌پس و تعویض تیپ فلر برای جلوگیری از بدسوزی با طراحی جدید و بدون دود که مشکلات زیست محیطی را برطرف می‌سازد.»

به گفته‌ی مهندس قیامی «نقطه بحرانی شرکت کلدباکس بوده است که بر این اساس برنامه‌ریزی برای تعمیر بقیه قسمت‌ها نیز انجام گرفت، سایر اقدامات TSR و اصلاحی نیز در دل اورهال برنامه‌ریزی گردیدند. از دیگر فعالیت‌ها روتین اساسی ۴ توربین و کمپرسور‌ها که بعضاً برای اولین بار توسط متخصصین داخلی انجام گرفت، رفع کامل تمامی نشتی‌های شناسایی شده، تعویض عایق‌های سرد و گرم با حجم بالغ بر ۶۰۰۰ مترمکعب و ۱۰۰۰۰ متر مکعب عایق سلولارگلاس در راستای کاهش مصرف انرژی، بالغ بر ۲۴۶ هزار مترمکعب داربست کاملاً استاندارد جهت انجام فعالیت‌های تعمیراتی؛ روتین و تعمیر ۱۱۵۳ مبدل، باز کردن، بازرسی و رفع عیب از حدود ۳۴ تاور، ۱۲۶ درام، ۷ مخزن PSV، ۸۲ مبدل، ۲۰ پمپ و ۴ کمپرسور اصلی برای اولین بار و اجرای بیش از ۲۰۰۰ روتین ابزار دقیق، ۵۰۰ روتین برقی و ۱۷۰ روتین ماشینری و بیش از ۶۰۰ ولو و کنترل ولو بوده است.»

وی ادامه داد: «از اهداف بعد از اورهال این بوده که طی پنج سال آینده هیچ توقف اضطراری بابت بروز مشکل در دستگاه‌ها نداشته باشیم، ضمن اینکه در بخش‌های برنامه‌ریزی شده افزایش تولید حاصل شود.»

مدیر نگهداری و تعمیرات پتروشیمی جم خاطرنشان کرد: «غیرت و همیت نیرو‌های ما قابل تحسین است، مدیرعامل، رئیس مجتمع و سایر روسای امور تمام اوقات اورهال در سایت حضور داشته و بخش‌های عملیاتی، ستادی و پشتیبانی با حساسیت و جدیت و از دل و جان برای اتمام به موقع عملیات مایه گذاشتند.»

گفتنی است بزرگ‌ترین اورهال مجتمع پتروشیمی جم از روز دوشنبه ۰۱ آبانماه ۱۴۰۲ آغاز شده و با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش شبانه‌روزی و همّت مدیران و کارکنان سخت‌کوش، مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، با موفقیت و بدون حادثه به ایستگاه آخر رسید.