در بررسی نبض بازار نشان مطرح گردید:

بلایی که کره ای‌ها بر سر پتروشیمی تابان فردا آوردند!

کد خبر: ۱۴۸۳۸۶

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۶

واحد پنتا اریتریتول پتروشیمی تابان فردا به دلیل عدم وجود دانش فنی اولیه همچنان افتتاح نگردیده است!

به گزارش نبض بازار، طرح تکمیلی واحد پنتا اریتریتول پتروشیمی تابان فردا به علت قطع همکاری دارنده دانش فنی اولیه طرح شرکت کره‌ای ونحین و همچنین انعقاد قرارداد با شرکت موننکو به نتیجه نرسیده و موجب تاخیر در افتتاح پروژه فوق گردید، اما در نتیجه مدیریت شرکت فرعی پتروشیمی نخل آسماری اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت‌های دیگری نموده است.

همچنین درصد پیشرفت پروژه تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ برای واحد پنتا اریتریتول حدود ٧٤ درصد برآورد شده، زمان بهره برداری به سال ١٤٠٢ موکول شده و نقدینگی لازم جهت اتمام آن ۱۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اما با توجه به طولانی شدن زمان راه اندازی و افزایش مخارج پروژه مذکور، سود آوری پروژه بستگی به تسریع در تکمیل آن و همچنین اعمال مدیریت هزینه می‌باشد.

همچنین با توجه به گذشت زمان و تغییر تکنولوژی، اجرای طرح پنتا اریتریتول نیاز به بازسازی و تغییرات اساسی دارد بایستی مشاهده کرد که آیا اعضای هیئت مدیره این شرکت می‌تواند بدون بار مالی اضافی این اقدامات را به نتیجه برساند؟