تجزیه و تحلیل نبض بازار نشان می‌دهد:

نون در عدم پیشرفت پروژه‌های فولاد خراسان

کد خبر: ۱۴۳۷۲۴

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۰

برخی از پروژه‌های مجتمع فولاد خراسان با گذشت بیش از ۸ سال همچنان پیشرفت قابل ملاحضه‌ای نداشته است.

به گزارش نبض بازار، نکات حایز اهمیت در خصوص نحوه فعالیت، اجرا و اقدامات انجام شده پروژه شرکت فرعی مجتمع فولاد خراسان برای تهیه و تولید مواد معدنی با مشارکت شرکت‌های ایریتک و کیسون (پیمانکاران EPC طرح)، معرفی تکنولوگ مورد تایید مشاور طرح به جای دارنده لیسانس قبلی (شرکت اتوتک آلمانی)، قرارداد منعقده با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سایر موارد به شرح ذیل می‌باشد:

در این ارتباط اولا بر اساس برنامه ریزی اولیه، مقرر بود که پروژه در ابتدای سال ۱۳۹۷ به بهره برداری برسد، لیکن بهره برداری از پروژه مزبور بر اساس آخرین بازنگری انجام شده شهریور ماه ۱۴۰۲ تعیین گردیده است.

علاوه بر این با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه و ارجاع امور از اواسط سال ۱۳۹۳ به پیمانکاران مجری طرح و ... همچنین جذب نیرو‌های متخصص از سال مالی قبل و متعاقب آن افزایش هزینه‌های عمومی و اداری عمدتا هزینه‌های حقوق و دستمزد، در سال‌های اخیر عملا پروژه پیشرفتی نداشته و متناسب با برنامه زمان بندی نبوده است.

ضمنا بهره برداری مطابق با جدول زمان بندی بازنگری شده نیز منوط به تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای به موقع طرح (به ویژه بخش ارزی) می‌باشد. علاوه بر موارد فوق  مدارک و مستنداتی درخصوص ایجاد پوشش بیمه‌ای تمام خطر پروژه توسط پیمانکاران مزبور در چارچوب قرارداد منعقده فیمابین ملاحظه نشده است.