گزارش نبض بازار از عملکرد 9 ماه گذشته فولاد غدیر نی‌ریز:

پیشرفت قابل توجه در یکی از ۸ طرح فولاد‌سازی دولت

کد خبر: ۱۳۷۱۴۹

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۱

مجتمع فولاد غدیر نی ریز در ۹ ماه گذشته شاهد رشدی شتابان و در عملیات اجرایی و توسعه‌ای خود بوده است. بررسی اقدامات انجام شده در این دوره و گزارش نهاد‌های رسمی نشان می‌دهد که مدیران این شرکت با همدلی و بکارگیری توان و دانش متخصصان داخلی و بهره‌برداری از تجارب مشاوران، به رکورد‌های جدیدی دست یافته‌اند.

به گزارش نبض بازار این مجتمع اکنون در حال راه اندازی زنجیره تولید خود شامل کارخانه تولید شمش فولاد، گندله سازی و تکمیل زیرساخت‌های صنعتی مورد نیاز است.

پروژه فولادسازی مجتمع غدیر نی‌ریز

پروژه فولادسازی مجتمع غدیر نی‌ریز با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون تن شمش فولاد با سرعت یافتن عملیات عمرانی خود از آبان ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۱، به پیشرفت فیزیکی ۸۵.۶% رسیده و عملیات بتنی سازه‌های صنعتی پروژه به طور کامل اجرا شده است.

همچنین تا پایان خرداد سال جاری اسکلت فلزی سالن فولادسازی و سایر ساختمان‌های پروژه به میزان ۱۶، ۳۰۰ تن به طور کامل اجرا شده و سازه و معماری ۳۱ ساختمان موجود در پروژه به اتمام رسیده است.

در راستای اقدامات انجام‌شده در پروژه فولادسازی فولاد غدیر، ۹۸ درصد عملیات بتنی به میزان ۷۲، ۱۵۰ متر مکعب اجرا شده و ساخت، حمل و ترخیص ۷۸% تجهیزات خارجی پروژه و ارسال به سایت نی ریز نیز اجرایی شده است.

همچنین تا پایان خرداد ۱۴۰۱، کار نصب ۶، ۵۷۰ تن تجهیزات مکانیکال پروژه، اجرای عملیات پایپینگ (فیت آپ) به میزان ۸۷، ۰۰۰ دایا اینچ و اجرای عملیات کابل کشی به میزان ۱۸۲ کیلومتراجرایی شده است.

گندله سازی

همچنین واحد گندله‌سازی فولاد غدیر نی‌ریزنیز ۵ ماه پس از کلنگ زنی رسمی پروژه در اسفند ماه ۱۴۰۰ تا پایان خرداد سال جاری از پیشرفت ۶۵ درصدی در بخش مهندسی پایه (Basic Engineering) برخوردار شده و در راستای تکمیل آن قرارداد تجهیز پروژه با مشارکت مشاورران بین المللی به مبلغ ۱۰ میلیون یورو منعقد شده است. همچنین عملیات اجرایی ۵ ساختمان غیرصنعتی پروژه آغاز شده است.

تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی

واحد تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی فولاد غدیر نی‌ریز که با هدف افزایش ظرفیت ۷۲ درصدی تصفیه فاضلاب صنعتی در دستور ساخت قرار گرفته تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۳۷.۴% پیشرفت کلی داشته است.

دیگر اقدامات در حال اجرا

مجموعه فرهنگی ورزشی شهید قاسم سلیمانی شهر نی ریز نیز یکی دیگر از پروژه‌های این فولاد غدیر نی‌ریز در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در منطقه است که عملیات اجرایی آن در مهر ماه ۱۴۰۰ آغاز و تاکنون ۲۰۰۰ تن انواع آهن آلات مورد نیاز تامین شده است که به این ترتیب میزان رشد این طرح به ۸۳ درصد رسیده است.

اجرای اسکلت بتنی سالن چند منظوره، گودبرداری استخر سرپوشیده و دریاچه مصنوعی این مجموعه فرهنگی ورزشی نیز اجرایی شده است.

از دیگر برنامه‌های در دستور کار فولاد غدیر نی‌ریز، محوطه سازی کارخانه فولادسازی، ساختمان اداری مرکزی، خط انتقال آب خیج فارس و واحد تولید آهک است.

واگذاری پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر نی ریز

با توجه به نیاز شرکت فولاد غدیر نی ریز برای دستیابی به منبع مطمئن و پایدار تامین آب مجتمع و به منظور خرید تضمینی پساب تصفیه خانه شهر نی ریز در بهار سال ۱۴۰۱، تفاهم نامه‌ای میان این مجتمع و شرکت آب و فاضلاب استان فارس به امضا رسید تا شرکت آب و فاضلاب استان فارس پس از اخذ مجوز‌های لازم درخصوص فروش خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر نی‌ریز به میزان سالانه ۵ میلیون متر مکعب، را به روش بیع متقابل و با هزینه ۱۷۰۰ میلیون ریال از سوی شرکت فولاد غدیر نی ریز انجام دهد.